مجری محوری طرح شبکه ملی اطلاعات در گفت و گو با خبرگراری دانا مطرح کرد:

به خاطر کمبود بودجه عملا شش ماه کار مفید برروی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است / اجرای این طرح نمی‌تواند تغییری روی مساله فیلترینگ شبکه اینترنت جهانی ایجاد کند

علاوه بر کمبود بودجه مشکل دیگری که در انجام فعالیت‌های تحقیقاتی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد نبود مصوبه اجرایی یکسان و مناسب برای دانشگاه‌های همکار این پروژهاز سوی مجری اصلی این طرح است که مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است.

کد خبر: ۱۱۵۵۶۸۷

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۲

مجید نور حسینی، مجری محوری طرح شبکه ملی اطلاعات در گفت و کو با خبرنگار فناوری خبرگزاری دانا، در رابطه با طرح تحقیقاتی این شبکه گفت: طرح شبکه  ملی اطلاعات  یکی از طرح های بزرگ اجرایی است که دولت آن را دنبال می کند، که مجری آن دولت بوده و این طرح، از طرح هایی  است که دولت آن را دنبال می کند.

وی ادامه داد: به هرحال در یک زمانی تصمیم گرفته شد وزارت ارتباطات آن را ایجاد کند و از این رو تصمیم گیری درمورد  نحوه اجرای این طرح هم در داخل وزارتخانه صورت می گیرد و باید اطلاعات آن را از خود وزارت ارتباطات بگیریم.

این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه تصریح کرد: اما آنچه که مسلم است این است که به هرحال، به موازات این طرح بزرگ اجرایی، چالش های علمی و فنی نیز وجود داردکه دانشگاه ها را ملزم می‌کند درطرح شبکه ملی اطلاعات درگیر شوند و در جهت بومی سازی و هم در جهت تجهیزاتی که شبکه نیاز خواهد داشت به توسعه این طرح، کمک کنند.

وی افزود: این ایده را دو سال پیش مطرح کردیم و مراحل زیادی گذرانده شد تا در نهایت در حدود 15 ماه پیش این طرح تصویب شد. باید توجه داشته باشیم آنچه که تصویب شد و به ما دانشگاهیان محول شد، بررسی و شناخت چالش های فنی این طرح است، تحت عنوان «طرح ملی توسعه ی فناوری های پایه ای مورد نیاز در شبکه ملی اطلاعات» است که ما آن را به اختصار شبکه ملی اطلاعات می نامیم.

شبکه ملی اطلاعات یعنی توسعه 5 فناوری

نور حسینی ضمن بیان این مطلب که، شبکه ملی اطلاعات طرحی است اجرایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وکار ما توسعه تجهیزات مورد نیاز این شبکه است، افزود: در این طرح پنج فناوری پایه برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات تعیین شده است که شامل مواردی از قبیل، طراحی و ساخت تجهیزات دسترسی نوری  (GPON) است که مجری آن دانشگاه صنعتی شریف است. طراحی و ساخت سامانه‌های چند رسانه‌ای (OTT) و طراحی و ساخت تجهیزات و زیر سامانه‌های چند رسانه‌ای (IMS) که مجری این دو طرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

وی ادامه داد: از دیگر فناوری های مورد نیاز برای راه اندازی این شبکه، درگاه جامع شبکه و خدمات درگاهی شامل موتور جست وجو شبکه ملی (SE) که مجری آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات است و همچنین توسعه فناوری‌های پایه مراکز داده ملی (IDC) که سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مجری این فناوری است.

نورحسینی تصریح کرد: بومی سازی این ۵ فناوری پایه ضمن ارتقای توامندی علمی کشور در حوزه ارتباطات نسل جدید، به لحاظ گستردگی شبکه تبعات اقتصادی بسیار بزرگی در کشور دارد.

شبکه ملی اطلاعات 3 فاز دارد که تا مهر فاز اول به پایان می رسد

مجری محوری این طرح در ادامه سه فاز تحقیقاتی برای این پروژه معرفی کرد و ادامه داد: علاوه بر این برای انجام طرح تحقیقاتی این شبکه سه فاز پیش بینی شده است که فاز اول شامل طراحی و پیاده سازی محدود و آزمایشگاهی است. فاز دوم پیاده سازی جزئی و ایجاد پایلوت محدود و فاز سوم انجام تست، نهایی سازی، تجمیع و پایلوت در سطح ملی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر فاز اول این پروژه رو به اتمام است و پیش بینی ما این است که تا اواسط پاییز این فاز را به پایان رسانده و بتوانیم فاز دوم را آغاز کنیم. البته باید بگویم که بخش اعظم طرح تحقیقاتی فاز اول را دانشگاه صنعتی امیر کبیر انجام داده است و نسبت به سایر همکاران، پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشته است.

نورحسینی در ادامه تصریح کرد: بودجه پیشنهادی ما برای این پروژه طبق برآوردی که انجام گرفت چیزی در حدود 25 میلیارد تومان بود که از این میزان مبلغ درخواستی تا به حال مبلغی حدود دو میلیارد تومان در اختیار ما قرار گرفته است که این مبلغ کمتر از 9 درصد از مبلغ درخواستی ماست. در اجرای فاز اول این پروژه چیزی حدود 40 درصد از کل بودجه‌ای که در اختیار ما قرار داده شده است تا به حال هزینه شده است.

نبود مصویه اجرایی و دستورالعمل یکسان پروژه را دچار ناهماهنگی کرده است
وی در رابطه با مشکلاتی که این پروژه با آن روبروست، گفت: علاوه بر کمبود بودجه مشکل دیگری که در انجام فعالیت‌های تحقیقاتی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد نبود مصوبه اجرایی یکسان و مناسب برای دانشگاه‌های همکار این پروژه از سوی مجری اصلی این طرح است که مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است، چراکه به دلیل نبود مصویه اجرایی و دستورالعمل یکسان هر دانشگاه و پژوهشگاهی که در حال همکاری با این پروژه است بر اساس امکانات و تمایلات خودش فعالیت می‌کند و این ناهماهنگی کار را دچار اختلال می‌کند.

وی در ادامه گفت: درمورد راه اندازی این شبکه باید بگویم که طبق برنامه ریزی که شده بود قرار بود کار تحقیقاتی این طرح سه ساله انجام شده و پایان گیرد اما همانطور که گفتم به دلیل کمبود بودجه و مشکلاتی از این قبیل این طرح طبق برنامه پیش نرفته است و اگر بخواهیم فعالیت های مفید را محاسبه کنیم باید بگویم که عملا شش ماه کار مفید در این زمینه انجام شده است.

اگر بودجه‌ لازم در اختیارمان قرار بگیرد این طرح دو سال ونیم دیگر محقق می‌شود
نورحسینی افزود: بنابراین با شرط تحقق بودجه‌های مورد نیاز و همکاری مستمر این طرح دو سال ونیم دیگر محقق می‌شود که با توجه به وضعیت راه اندازی این شبکه از ابتدا تا کنون تحقق چنین وعده‌ای نیز بعید به نظر می‌رسد. البته باید بگویم که اینگونه نیست که وزارتخانه بخواهد معطل اتمام فعالیت‌های تحقیقاتی این پروژه باشد، بلکه برعکس، می‌تواند مرحله به مرحله و همگام با ما پیش رفته و فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی را انجام دهد و اینگونه با پایان طرح تحقیقاتی زیرساخت‌ها هم فراهم شده و راه اندازی این شبکه به راحتی صورت خواهد گرفت.

مشکلات امنیتی که در اینترنت جهانی وجود دارد این جا هم می‌تواند وجود داشته باشد اما در یک فضای داخلی
وی در ادامه بیان کرد: در مورد امنیت این شبکه باید بگویم اینگونه نیست که ادعا کنیم این شبکه به طور صد در صدی ایمن است اما به هر حال آنچه که مسلم است این است که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه خودی است و اطلاعات در داخل رد و بدل می‌شود اما به هر حال همان مشکلات امنیتی که در اینترنت جهانی وجود دارد این جا هم می‌تواند وجود داشته باشد اما در یک فضای داخلی.
نور حسینی در پایان صحبت‌هایش گفت: مشکل فیلترینگ هم در این شبکه داخلی وجود ندارد، چراکه ارایه محتوا در این شبکه داخلی بوده است و بر روی آن نظارت وجود دارد اما این شبکه نمی‌تواند تغییری روی مساله فیلترینگ شبکه اینترنت جهانی ایجاد کند.