تا پایان سال صورت می گیرد:

افزايش ٣٧ ميليون مترمكعبی توليد گاز از ميدان مشترك پارس جنوبی

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از توليد حداقل ٣٧ ميليون متر مكعب گاز در سه واحد فازهای های ١٢، ١٥ و ١٦ پارس جنوبی تا 2 ماه آينده خبر داد.

کد خبر: ۱۱۶۳۶۸۶

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۹

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا به نقل از موج، علي اكبر شعبانپور با بيان اينكه بر اساس برنامه ريزي انجام شده، تلاش می شود ترين يك فاز ١٢ ميدان گازي پارس جنوبي با ظرفيت ١٢ ميليون متر مكعب تا اواخر دي امسال به صورت كامل بهره برداري شود، گفت: هم اكنون سكوي A اين فاز در دريا آماده توليد گاز ترش است.

وي با اشاره به پايان مراحل تست خط لوله دريايي فاز ١٢ و پر شدن آن با گاز شيرين براي تست تاسيسات پالايشگاهي اظهار داشت: هم اكنون ترين يك اين فاز در بخش خشكي در حال پيش راه اندازي و راه اندازي است، ضمن آن كه بخش هاي همچون يوتيليتي، آب، برق و بخار اين فاز پيش از اين راه اندازي شده است.

توليد ١٢ ميليون متر مكعبي در ترين يك فاز ١٥ و ١٦

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اين كه درحال حاضر، ترين يك فاز ١٥ و ١٦ با توليد روزانه ٦ ميليون متر مكعب گاز شيرين در مرحله راه اندازي آزمايشي به سر مي برد، گفت: مشكلات و نواقص اين ترين با هدف استمرار توليد در زمستان در حال رفع است و با راه اندازي كمپرسور دوم آن توليد گاز شيرين در اين فاز به ١٠ تا ١٢ ميليون متر مكعب خواهد رسيد.

شعبانپور افزود: بر اساس برنامه ريزي انجام شده در شركت نفت و گاز پارس، ترين دوم فاز ١٥ و ١٦ پارس جنوبي بايستي در اواخر بهمن امسال به بهره برداري برسد، اما در تلاش هستيم اين بهره برداري را حداكثر اوايل بهمن انجام دهيم تا بتوانيم حداقل تا پيش از پايان امسال در اين فاز در مجموع ٢٥ ميليون متر مكعب گاز را تامين كنيم.

اولويت يك دو در فاز هاي پارس جنوبي

به گفته شعبانپور براي فازهاي در حال توسعه پارس جنوبي اولويت اول و دوم تعيين شده كه اولويت يك شامل، فازهاي ١٢ و ١٥ تا ١٨ با پيشرفت هاي بالاي ٩٠ درصد است.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس تاكيد كرد: قرارگرفتن فازهاي ١١، ١٣، ١٤، ١٩ و ٢٠ تا ٢٤ در اولويت دوم شركت نفت و گاز پارس است ولي اين مهم به اين معنا نيست كه عمليات توسعه اين فازها متوقف شده؛ بلكه هم اكنون مجريان اين طرح همزمان با فازهاي اولويت دار مشغول به كار هستند.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس پيش از اين با بيان اين كه هم اكنون در بخش هاي دريايي فاز ١٢ بايستي شتاب كار بيشتر شود تا اين فاز در زمان تعيين شده به بهره برداري برسد، گفته بود: شركت تاسيسات دريايي تا شهريور سال آينده كه بخش دريايي فاز ١٢ به پايان مي رسد، بايد بيش از ١٢٠٠ نفر نيرو در اين بخش به صورت فعال داشته باشد تا بخش خشكي اين فاز در كنار بخش دريا راه اندازي شود.

وي ادامه داده: اين تعداد نيرو بايد تنها در پنج فاز اولويت دار نخست پارس جنوبي (١٢، ١٥و١٦و١٧و١٨) از سوي شركت تاسيسات دريايي فعال باشند؛ شركت تاسيسات دريايي براي ساير فازهاي پارس جنوبي نيز بايد تيم هاي حمل، نصب و راه اندازي خود در بخش دريا را نيز افزايش دهد و آنها را بيش از پيش تقويت كند.

براساس اين گزارش مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، همچنين درباره فاز ١٧و ١٨ نيز گفته بود: به نظر مي رسد براي رفع ساير مشكلات باقي مانده، بايد نشست ديگري پيش از فرا رسيدن زمستان داشته باشيم؛ در اين نشست ها بايد راهكارهايي ديده شود تا زمان بهره برداري از بخش دريايي اين فاز، از سال ٩٤ به قبل از زمستان سال ٩٣ تغيير كند.

وي با بيان اين كه تاخيرهاي صورت گرفته در اين پروژه و هزينه ي معطل شدن شناورها و تجهيزات پيمانكارها محاسبه خواهد شد، گفت: در صورت تاييد هيات مديره ي شركت نفت و گاز پارس، هزينه اين معطلي ها به پيمانكاران پرداخت خواهد شد.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفته بود: بر اساس آخرين بررسي هاي انجام شده، رديف اول پالايشگاه اين فاز اواخر خرداد سال آينده استارت آپ خواهد شد، بخش يوتيليتي پالايشگاه فاز ١٧و١٨ نيز شامل واحدهاي برق، بخار، نيتروژن و سيستم هاي كنترلي و ساير بخش ها به صورت يكپارچه در همان تاريخ به بهره برداري خواهند رسيد.

شعبان پور درباره  آخرين وضعيت فاز ١٥ و ١٦ پارس جنوبی نيز پيشتر گفته بود: هم اكنون رديف اول پالايشگاه اين فاز با ظرفيت ٦ ميليون متر مكعب در روز به بهره برداري رسيده و به زودي به ١٠ ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت. همچنين رديف دوم اين فاز نيز در حال راه اندازي بوده و تلاش می کنيم براي زمستان امسال آن را به بهره برداري برسانيم.