ناگفته هایی از توسعه میدان نفتی خشت

پروژه ای با ٨٥ درصد پیشرفت نباید قفل بماند

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی ناگفته هایی از دلایل تاخیر این پروژه را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۱۶۴۱۷۲

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۸

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا مهدی فکور در گفت و گو با خبرنگار شانا درباره علل تاخیر در توسعه میدان نفتی خشت و دلایل خارج شدن این پروژه از اولویت های اجرایی شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هم اکنون به عنوان یک شرکت گاز محور در صنعت نفت فعالیت می کند، از این رو توسعه میدان های گازی از اولویت خاصی در این شرکت برخوردار بوده و اساسا برنامه ریزی این شرکت بر اساس این استراتژی پیش می رود.

مدیرعامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: نقش گاز در سبد انرژی کشور باعث شده نوسان در تولید این فرآورده دغدغه و بحران های فکری و اجتماعی را در پی داشته باشد، به عنوان مثال اگر ٢٠ هزار بشکه از تولید نفت خام کشور کاهش یابد اتفاق خاصی در کوتاه مدت نمی افتد ولی اگر دو میلیون مترمکعب گاز از تولید کشور در زمستان کم شود هزینه ها و آثار مختلفی در کشور ایجاد می کند.

وی با یادآوری کاهش شدید بودجه شرکت نفت مناطق مرکزی، گفت: از سال گذشته طرح غربالگری طرح های توسعه ای در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را انجام دادیم و بر اساس این طرح، پروژه هایی همچون توسعه میدان خشت که از پیشرفت کاری خوبی برخوردار نبودند از اولویت کاری خارج شده اند.

برکناری شرکت صدرا از پروژه خشت

فکور درباره آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی خشت اظهار داشت: شرکت صدرا بیش از یک سال است که از این پروژه بر کنار شده و از نظر شرکت ملی نفت ایران این شرکت در این پروژه دیگر نقشی ایفا نمی کند.

مدیرعامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: پروژه توسعه میدان نفتی خشت شامل لرزه نگاری سه بعدی، حفاری، برق رسانی و احداث پست ٦٣ کیلوولت و ساخت تاسیسات فرآورشی بوده که هم اکنون اکثر این مراحل به جز بخش فرآورشی که به عهده شرکت صدرا بوده به اتمام رسیده است.

وی یادآوری کرد: از ابتدا قرارداد توسعه میدان خشت میان صدرا و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID) و شرکت ملی نفت ایران بوده است، اما بعدها شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به عنوان بازوی اجرایی و نماینده شرکت ملی نفت ایران وارد این پروژه شده، این درحالی است که از همان ابتدا بایستی این قرارداد با شرکت نفت مناطق مرکزی بسته می شد.

فکور ادامه داد: پروژه توسعه میدان خشت جزء طرح توسعه ١٦ میدان نفتی جدید ایران بود که از سال ٨٠ تا ٨٥ از سوی شرکت OEID توسعه یافت، اما در این سالها این پروژه تنها دو درصد پیشرفت داشت، از این رو اگر سوالی در مورد تاخیر در توسعه این میدان وجود دارد بایستی این شرکت پاسخگو باشد.

مدیرعامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تصریح کرد: بر اساس تصاویر و مستندات موجود پیشرفت فیزیکی ٨٥ درصدی کنونی در طرح توسعه میدان خشت مربوط به سال ١٣٩٠ به بعد است، اما این موضوع به معنی سوء مدیریت در شرکت نفت مناطق مرکزی در سنوات گذشته نیست زیرا اولویت کاری را شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تعیین می کند، به عنوان مثال به خاطر دارم که در سال ١٣٨٧ به دستور غلامحسین نوذری، وزیر نفت وقت، همه پروژه های توسعه شرکت موقتا تعطیل و افزایش تولید ٢٠ میلیون متر مکعبی برای تامین نیاز گاز زمستانی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به این که تا سال ١٣٩٠ در مجموع به جز حفاری چاه ها در میدان خشت دو مخزن ذخیره سازی نفت آن هم به صورت نیمه کاره احداث شده بود، گفت: شرکت صدار بر اساس قرارداد بایستی به صورت EPC بخش فرآورش در این میدان را احداث می کرد، اما این شرکت خرید کالا را به شرکتی دیگر واگذار کرد که موجب نارضایتی و تردید کارفرما در همان مقطع زمانی نسبت به انجام پروژه از سوی صدرا شد.

گزارش غیر واقعی صدرا

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در اواخر سال ١٣٨٩ شرکت صدرا طی گزارشی به شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اعلام کرد میدان خشت در بهمن ماه سال ١٣٩٠ به تولید می رسد، اما با گزارشی که از سوی مجری این طرح در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به بنده داده شد مشخص گردید که گزارش صدرا به هیچ عنوان درست نیست، در آن زمان قرارگاه خاتم الانبیا به تازگی سهام شرکت صدرا را خریداری کرده بود.

وی افزود: در جلسه مشترکی که با رستم قاسمی، رئیس وقت قرارگاه خاتم الانبیا و مدیرعامل شرکت صدرا داشتیم مشخص شد این شرکت درحالی خبر از بهره برداری از طرح توسعه میدان خشت را می دهد که ٦٠ درصد کالاهای این طرح هنوز حتی به مرحله سفارش خرید هم نرسیده و در این جلسه با استدلال های ما، رئیس وقت قرارگاه خاتم متوجه شد که همه پیمانکاران در این پروژه وظیفه خود را به اتمام رسانده اند و تنها صدرا کارهایش باقی مانده است.

فکور ادامه داد: در اردیبهشت سال ٩١ نهایتا با تصمیم وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) شرکت صدرا به دلیل تاخیرهای های مکرر در پروژه خشت بر اساس ماده ٦٧، از سوی شرکت ملی نفت ایران خاتمه پیمان داده و از پروژه کنار گذاشته شد.

مدیرعامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار داشت: بعد از کنار گذاشته شدن صدرا از پروژه توسعه میدان خشت، شروع به کار پیمانکار جدید حدود ٨ ماه به طول انجامید؛ با هماهنگی صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اصلی قرارداد و شرکت OEID به عنوان بازوی اجرایی، تصمیم گرفته شد اسناد کالاهای خریداری و به سفارش گذاشته شده از سوی شرکت صدرا به شرکت  OEIDمنتقل شود تا این شرکت و شرکت نفت مناطق مرکزی به صورت مستقیم بتوانند پول سازندگان کالاها را پرداخت و پروژه را از بن بست درآورند؛ اما تاکنون مدارک پروژه از سوی شرکت صدرا منتقل نشده است.

کارشکنی صدرا در توسعه میدان خشت

وی ادامه داد: به عنوان مثال به رغم تحریم های بین المللی چهار کمپرسور طرح توسعه خشت از اتریش خریداری شده اما به دلیل عدم انتقال اسناد خرید آنها از سوی شرکت صدرا بیش از یک سال است که در گمرک ایران خاک می خورد، این در حالی است که در زمان دولت دهم بارها طی مکاتباتی که با گمرک داشتیم، اعلام کردیم که این کالاها برای کشور اهمیت استراتژیک دارد و بایستی هرچه زودتر ترخیص شود اما همچنان این کار انجام نشده است.

فکور با بیان این که اغلب جلسات اصلی با پیمانکار وقت توسعه میدان خشت (صدرا) با حضور رستم قاسمی، وزیر نفت وقت انجام می شد، گفت: در این جلسات شرکت صدرا اعلام می کرد که اگر می خواهید کالاهای این پروژه وارد ایران شود بایستی مبلغ بالاسری (OVER HEAD) مجدد به این شرکت داده شود، این موضوع درحالی بود که شرکت OEID و شرکت مناطق مرکزی ایران این مبلغ را در ابتدای عقد قرارداد تامین کالا به آنها پرداخت کرده بود و به همین دلیل شرکت نفت مناطق مرکزی جلوی این پرداخت مجدد ایستاد و جلوی آن را گرفت.

مدیرعامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: بر اساس جلساتی که با مدیرعامل شرکت ملی نفت داشته ایم هم اکنون زمان، هزینه و پیمانکار جدید برای اجرای باقی مانده طرح توسعه میدان خشت مشخص شده اما مشکل اساسی این پروژه درحال حاضر عدم انتقال اسناد کالاهای این پروژه از سوی شرکت صدرا به شرکت OEID است و برای رفع این مشکل جلسات بسیاری با مدیرعامل شرکت صدرا برگزار کرده ایم ولی هنوز این مشکل حل نشده و صدرا به مسئولیت خود عمل نمی کند.

فکور با تاکید بر این که هم اکنون تاسیسات موجود در سایت عملیاتی میدان خشت شکل کاملی به خود گرفته و تنها معطل برخی کالاها است، گفت: نمی توان این پروژه را همین طور نیمه کاره رها کرد و بایستی هرچه سریعتر آن را به اتمام رساند، برای همین تاکنون با پیمانکاران اصلی و فرعی این پروژه بارها و به صورت جداگانه مذاکره و در متاسفانه در این جلسات متوجه تناقضات زیادی شده ایم.

مدیرعامل سابق شرکت نفت مناطق مرکزی تصریح کرد: به عنوان مثال در یکی از جلسات پیمانکار زیر مجموعه شرکت صدرا قیمت یکی از کالاهای ابزار دقیق در بخش فرآورش را یک میلیون یورو اعلام کرد اما مدتی بعد قیمت همان کالا از سوی صدرا در لیست قیمت کالاهای به کار رفته در پروژه ٢,٥ میلیون یورو اعلام شد و این در حالی بود که نوسان قیمت در این مدت به این میزان نبود و ما هم به این موضوع معترض شدیم.

وی با اشاره به این که تغییر و تحولات در شرکت صدرا به دلیل فروش آن در بورس، موجب کندی کارها شده است، گفت: مشکل شرکت ملی نفت و صدرا در پروژه خشت هنوز برطرف نشده و متاسفانه شنیده شده که صاحبان جدید این شرکت نیز مجددا قصد فروش سهام این شرکت را دارند، ولی نکته اینجاست که با تغییر مدیران و سهامداران صدرا، تعهدات این شرکت ثابت و پابرجاست و باید مدیران فعلی و آینده این شرکت به آن پایبند باشند.

به گزارش شانا، تاخیرهای غیر موجه، عدم پایبندی و اهمال شرکت صدرا در عمل به تعهدات قانونی خود در قرارداد توسعه میدان نفتی خشت، موجب کنار گذاشته شدن این شرکت از این پروژه شد و در حال حاضر نیز با کارشکنی این شرکت در ارائه مستندات فنی و مهندسی پروژه به کارفرما، عملا کار توسعه میدان نفتی خشت قفل شده است. اکنون به نظر می رسد مدیران این شرکت باید هرچه سریعتر روند همکاری خود با صنعت نفت را تسهیل کنند زیرا در غیر این صورت صدرا به شرکتی "بد نام" در اجرای پروژه ها تبدیل خواهد شد.