معاون شرکت ملی نفت مطرح کرد:

40 میلیارد دلار پروژه در کنفرانس لندن رونمایی می شود/ پروژه های 35 ماهه در دولت قبل از ابتدا اشتباه بود

معاون شرکت ملی نفت با بیان اینکه 40 میلیارد دلار پروژه عمدتا مربوط به میادین جدید نفتی و گازی در کنفرانس لندن برای سرمایه گذاری خارجی رونمایی می شود، گفت: برای سال 93پیش بینی 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای طرح ها و پروژه ها را کرده بودیم که تاکنون 7.5 میلیارد دلار آن تامین شده است.

کد خبر: ۱۱۸۷۰۹۸

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۳

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا (داناخبر)، مشتاقعلی گوهری معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت با اشاره به برگزاری کنفرانس لندن در ماه های آوریل یا مارس سال 2015، گفت: تعداد دیگری از طرح ها و پروژه ها در بخش اکتشافات، توسعه اکتشافات و هم توسعه میادین جدید برای ارایه در این کنفرانس آماده شده است که براساس اولویت بندی، حوزه های مشترک و طرح و پروژه های باقیمانده پارس جنوبی و بلوک های اکتشافی را شامل می شوند که در مجموع 40 تا 50 پروژه با 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری نهایی شده است که بیشتر آنها در مورد میادین جدید و عمدتا میادین گازی در دریا و خشکی است.

وی در مورد روش های تامین منابع مالی طرح های حوزه نفت ادامه داد: 15 تا 16 منبع مالی برای طرح ها و پروژه های حوزه نفت داریم که طیف وسیعی است که مهمترین آنها منابع داخل شرکت ملی نفت به عنوان یک بنگاه تولیدی است که حاصل فرایند درآمد / هزینه در این شرکت است تا بنابه سود و منافع  به عنوان ذخایر مالی اندوخته در پروژه ها استفاده کند.

تامین نیمی از سرمایه گذاری طرح ها از منابع داخلی
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: معمولا 40 تا 50 درصد منابع از داخل تامین می شود که حسب شرایط بین المللی این میزان به تامین 30درصدی منابع از داخل و 70درصدی از خارج هم رسیده است.

گوهری با اشاره به فرصت و امتیاز ویژه ای که به وزارت نفت در بحث تامین منابع مالی تخصیص یافته، گفت: در بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه این مجوز به وزارت نفت داده شده تا سقف 100 میلیارد دلار از سرمایه گذاری و منابع آن را برای پیشبرد پروژه ها استفاده کند که از این 100 میلیارد دلار 95 میلیارد دلار طرح و پروژه آماده شده که مجوز حدود60 میلیارد از آن را از شورای اقتصاد گرفته شده که براساس آن سرمایه گذار می تواند حداکثر تا 3 سال منافع حاصل از آن را استفاده کند.

وی در ادامه صندوق های انرژی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت ارزی و ریالی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و فاینانس ها را از دیگر طیف های تامین منابع مالی عنوان کرد.

گوهری با بیان اینکه نخستین اوراق مشارکت حوزه نفت در سال 89 مربوط به پروژه های پارس جنوبی به فرو ش رفته است، گفت: اوراق مشارکت از سال 89 با طرح های توسعه پارس جنوبی بیش از 4900 میلیارد تومان و 1.59 میلیارد دلار به فروش رفت که در مجموع تاکنون 90 هزار میلیارد ریال از سال 89 برای طرح ها و پروژه ها تامین شده است.

آماده برای فروش 50هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت
معاون شرکت ملی نفت در مورد تامین منابع مالی از طریق فروش اوراق مشارکت در سال 93 توضیح داد: در سال 93 هنوز شبکه و سیستم بانکی موافقت نکرده که اوراق مشارکت بفروشیم اما براساس مجوزهای سال گذشته، منابع در اختیار داریم. ضمن اینکه اگر سیاست های مالی و پولی اجازه دهد آماده فروش اوراق با سقف 50هزار میلیارد ریال با اختصاص 50درصد آن به طرح های پارس جنوبی هستیم.

طرح های 35 ماهه از ابتدا اشتباه بود
وی از ابتدا تعیین 35ماه برای اتمام پروژه های نفتی عدمتا در پارس جنوبی را اشتباه داست و افزود: در خوشبینانه ترین پروژه نیاز به زمان حداقل 55 ماه است آن هم با شرایط استفاده از سرمایه های بین المللی.

گوهری در مورد ضرر و زیان به ثمر نرسیدن طرح های 35ماهه تصریح کرد: بخشی از منابع در این پروژه ها مصرف شده و با توجه به ثمر نرسیدن پروژه این منابع بلوکه شده. ضمن اینکه زیان ناشی از عدم بهره برداری نیز به سیستم وارد شده است.

معاون شرکت ملی نفت با بیان اینکه تا الان این مقدار ضرر و زیان که عمدتا مربوط به پارس جنوبی را محاسبه نکرده، گفت: اما تا الان 29 میلیارد دلار در آنها هزینه شده که خوشبختانه درصد بالایی از پیشرفت را دارند که کمترین آنها به بالای 50درصد پیشرفت رسیده است.
وی افزود: البته بهتر بود این پول در پروژه های زود بازده مصرف و منافع آن در این پروژه ها سرمایه گذاری می شد.

گوهری ضمن بیان اینکه طرح ها و پروژه ها به تاخیر بیفتد روی نرخ بازگشت سرمایه گذاری اثر می گذارد، اظهار کرد: در پروژه هایی که با تاخیر همراه بوده است بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده با توافقات با بانک مرکزی و بانک های عامل با استمهال آن موکول به سال های بعد شده است. ضمن اینکه در حوزه بازپرداخت اوراق ارزی عملکرد خوبی داریم اما اوراق ریالی چون سود به صورت سه ماهه پرداخت می شود اصل بازپرداخت ها به تعویق می افتد.

معاون شرکت ملی نفت تصریح کرد: طرح های نیمه تمام عارضه کل کشور در تمام بخش هاست و گرفتاری و چالش بزرگی از ناحیه آنها وجود دارد که در این مدیریت اولویت بندی، سهمیه بندی و غربالگری انجام می دهیم تا طرح ها را با زمان، هزینه و اهداف مشخص به نتیجه برسانیم.

تحقق 60درصد سرمایه گذاری ها طی یکدهه گذشته؛ 40درصدی امسال
گوهری همچنین ضمن اشاره به آمار سرمایه گذاری طی 10 سال گذشته در بخش بالادستی در شرکت ملی نفت ایران، گفت: سرمایه گذاری در بخش بالادستی در شرکت ملی نفت شامل اکتشافات، توسعه، تولید و بهره برداری از میادین و تاسیسات نفتی و گازی در مجموع حدود 120.7 میلیارد دلار هزینه سرمایه ای طرح ها و پروژه ها بوده که طبق برنامه باید 200میلیارد دلارباشد که به عبارتی سالانه 20 میلیارد دلار از برنامه عقب هستیم.

وی ادامه داد: یعنی 60 درصد برنامه مصوب محقق و مابقی آن محقق نشده است. ضمن اینکه برای سال 93پیش بینی 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای طرح ها و پروژه ها را کرده بودیم که تاکنون 7.5 میلیارد دلار که بخشی از داخل و مابقی از تسهیلات توسعه ملی و صندوق انرژی و طرح های بیع متقابل تامین شده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: برای سال آینده 22 میلیارد دلار سرمایه گذاری پیش بینی شده است که 50درصد آن از منابع حاص از بند «ق» تبصره2 قانون بودجه تامین می شود تا طرح های زودبازده از محل توسعه تولیدات و ارزش افزوده آنها ادامه را امکان پذیر کند تا تضمین بازپرداخت تامین می شود.