هراس رقیبان از روی غلتک افتادن چرخ بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران / افزایش تولید 84درصدی «آزادگان جنوبی» طی 2 سال آینده

درحالی که کارشناسان بین المللی اذعان داشتند که بعد از اخراج چینی ها، توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران با عراق خاک خواهد خورد، اینطور که مجری طرح توسعه آزادگان جنوبی خبر داده است، درحالی طی 5.5 ماهه اخیر 50هزار متر حفاری شده که چینی ها طی 19 ماه توانسته بودند فقط 40هزار متر چاه را حفر کنند.

کد خبر: ۱۱۸۸۸۸۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۲

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا، سید محمود مرعشی مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی نیز در تشریح تاریخچه میدان آزادگان جنوبی گفت: ابتدا برای توسعه آزادگان جنوبی در سال 2004 به صورت بیع متقابل با شرکت ایپکس ژاپن قرارداد بسته شد ولی قرارداد بیش از 2 سال به طول نینجامید به دلیل مشکلات عدیده ای مثل تحریم ها، ژاپنی ها میدان را ترک کردند.

وی ادامه داد: در فاصله سال 2006 که شرکت ایپکس پروژه را ترک کرد تا سال 2010 تقریبا اینجا فعالیت خاصی انجام نشد و فقط یک تولید زودهنگامی تعریف شده بود که توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز صورت گرفت تا با احداث 21 فقره چاه به میزان 50هزار بشکه در روز برداشت نفت صورت بگیرد که کماکان از سال 1386 تاکنون ادامه دارد.

مرعشی تصریح کرد: از سال 2010 مذاکرات با شرکت «سی ان پی سی چین» که شرکت ملی نفت چین است، انجام شد تا در مدت 52 ماه به مقدار روزانه 320هزار بشکه و به مبلغ اوپک کپکس 6 میلیارد دلار قرارداد عقد شد که بنابه دلایل مختلفی در 19 ماهی که این شرکت در منطقه کار می کرد متاسفانه مطابق برنامه ای که متعهد به اجرای آن بودند، اقدام نکردند.

مدیرطرح توسعه آزادگان جنوبی با اشاره به وضعیت فعالیت پیمانکاران چینی گفت: طی 19 ماهی که چینی ها در آزادگان جنوبی حضور داشتند تنها 9درصد در پروژه پیشرفت پیدا کردند که طبق برنامه باید حداقل تا آن تاریخ 18درصد پیشرفت می داشتند.

وی افزود: اضافه بر اینکه تمام آن برنامه های حفاری ها و عملیات سطح الارضی متاسفانه طبق برنامه عمل پیش نمی رفت که در نهایت منجر به این شد که با حمایت های وزارت نفت از شرکت ملی نفت کار فسخ قرارداد این شرکت انجام گیرد.

25میلیارد بشکه نفت؛ ظرفیت آزادگان جنوبی
مرعشی در مورد میزان ظرفیت آزادگان جنوبی گفت: میدان نفت درجای آن بیش از 25 میلیارد بشکه است که ما اعتقاد داریم ظرفیت آن از این مقدار هم بیشتر خواهد بود و همکاران مهندسان نفت ما شروع کردند کار مطالعات میدان را انجام بدهند تا انشااله به نتایج خوبی برسند تا مشاهده کنیم که میزان نفت درجای این میدان بیش از 25 میلیارد بشکه باشد.

وی ادامه داد: وسعت میدان چیزی بالغ بر 740 کیلومتر مربع است که ابعاد آن حدود 45 کیلومتر در 17 کیلومتر می شود که برای استحصال 320هزار بشکه در روز در برنامه اولیه با حفاری 185 حلقه چاه دیده شده است که همانطور که اشاره شد در حال حاضر با 16 دکل ما درحال حفاری هستیم که البته شرکت آخری درحال برنامه ریزی جهت انتقال دکل ها و احداث اردوگاه های خودشان هستند و ما امیدواریم در شش ماه آینده تعداد این دکل ها به بیش از 25 دستگاه برسد.

مدیرطرح توسعه آزادگان جنوبی با اشاره به گذشت 5.5 ماه فعالیت کارشناسان و متخصصان ایرانی در آزادگان جنوبی تصریح کرد: تاکنون طی این مدت بیش از 40 فقره مناقصه برگزار شده است که این مناقصات در شکل ها و ابعاد مختلف بودند اعم از کارهای حفاری، سرویس های مربوط به حفاری ها و همینطور کارهای سطح الارضی.

وی ادامه داد: مهمترین قسمت، کارهای سطح الارضی است که از این 40 فقره مناقصه انجام شده تاکنون 10 فقره منجر به قرارداد شده است. یعنی توسط پیمانکاران مختلف در منطقه در حال اجرای کارهای سطح الارضی و عملیات حفاری و سرویس های حفاری هستیم که قطعا در طی ماههای آینده فعالیت های گسترده ای بیش از آنچیزی که الان در بخش حفاری ها داریم، پیش بینی کردیم که در بخش سطح الارض داشته باشیم.

مرعشی با بیان اینکه برای این طرح 185 حلقه پیش بینی کردیم که شامل 175 جاه تولیدی 5 چاه توصیفی و 5 حلقه چاه تزریق پساب می شود، اضافه کرد: پیش بینی کردیم برای تاسیسات سرچاهی 10 محل برای جمع آوری نفت احداث کنیم که این 10 منطقه با توجه به برنامه ای که تدوین شده در 2 حوزه مجتمع تفکیک نفت و گاز شمالی و جنوبی جمع می شوند و بعد از طریق این دو مجتمع نفت به واحد فرآورش اصلی منتقل می شود که خوشبختانه آماده سازی آن به اتمام رسیده و در نهایت کار حصارکشی آن در دست اجراست.

مدیر طرح توسعه آزادگان جنوبی با اشاره به اینکه نفت خروجی این واحد فرآورش اصلی به تلمبه خانه غرب کارون منتقل می شود و گاز خروجی آن به ان جی ال 3200 می رسد، اظهار کرد: باتوجه به زمانبندی مشخص شده علاوه بر 16 دستگاه، با استقرار دکل های شرکت «دبلیو استایل» طی ماه های آینده، مجموعا به 25 دستگاه خواهد رسید.

50هزار متر حفاری ایرانی طی 5.5 ماه در مقابل 40هزار متر حفاری چینی طی 19ماه
وی درمقایسه با اقدامات انجام شده توسط متخصصان داخلی و پیمانکاران چینی گفت: در طی همین مدت 5.5 ماه گذشت از شروع کار متخصصان داخلی بیش از 50هزار متر حفاری انجام شده است که این در مقابل کمتر از 40هزار متری حفاری است که شرکت چینی طی 19 ماه انجام داده است.

این مدیر اجرایی با بیان اینکه با افزایش دکل ها این میزان حفاری هم بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: در بخش سطح الارضی ما با عملیات خاکی شروع کردیم و اولین اقدام ما آماده سازی محل ها با توجه به مشکلاتی محیط زیستی و پساب های رها شده توسعه نیشکر و مسایلی از این دست بود که با همین مشکلات توانستیم خوشبختانه در بخش آماده سازی محل ها پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشیم که اکنون به بیش از 90 درصد رسیده است.

مرعشی تصریح کرد: ضمن اینکه در بخش موقعیت سازی ها، برای این مجموعه از مجموع 185 حلقه چاه، 91 موقعیت باید احداث شود و علت آن این است که تعداد زیادی از موقعیت ها تک چاهی نیستند که یا برای 2 و یا برای 3 چاه در نظر گرفته می شود.

وی افزود: تقریبا تمام این 91 موقعیت تعیین تکلیف شده و در حال حاضر 40 موقعیت در واقع در حال احداث است توسط شرکت های داخلی و مابقی طی هفت ماه آینده واگذار می شود و ما از این بابت از برنامه ای که پیش بینی کردیم خوشبختانه جلوتر هستیم.

مدیر طرح توسعه آزادگان جنوبی با بیان اینکه واحد فراورش این پروژه حدود 1.5 کیلومتر در 700متر مساحت دارد، گفت: این وسعت کارخانه ای است که برای برداشت روزانه 320هزار بشکه و جا دادن تمام تجهیزات لازمه اعم از مجتمع های تفکیک و سیستمهای تاسیسات، سیستم برق و کنترل، نمکزدایی و سیستم تقویت فشار گازها و نهایتا ارسال نفت استحصال شده به تلمبه خانه غرب کارون در نظر گرفته شده است.

مرعشی در مورد میزان تولید و زمان تحقق آن اظهار کرد: حسین نژاد در مورد میزان تولیدی که از میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی خواهیم داشت، توضیح داد: امیدواریم در سال آینده بتوانیم علاوه بر 50هزار بشکه ای که امروز داریم که از زمان ژاپنی ها باقی مانده است، بتوانیم روزانه 30 تا 50هزار بشکه اضافه کنیم و امیدواریم تا پایان 95 و اوایل 96 این پروژه 320هزار بشکه به ثمر برسد.