برداشت از میدان مشترک «آزادگان شمالی»، تیرماه آینده با 75هزار بشکه در روز آغاز می شود / مدیر طرح: ابتدا مین زدایی کردیم سپس کار شروع شد

مدیر طرح توسعه آزادگان شمالی با اشاره به لزوم مین زدایی منطقه در ابتدای شروع به کار پروژه گفت: تولید از شش ماه دیگر شروع می شود، یعنی در پایان فاز نخست از اواسط تیرماه تا 75هزار بشکه در روز به تولید خواهیم رسید.

کد خبر: ۱۱۸۸۹۲۱

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه انرژی خبرگزاری دانا به منطقه غرب کارون، کرامت بهبهانی مدیر طرح توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان شمالی با بیان اینکه فاز نخست طرح آزادگان شمالی تاکنون در مجموع 91 درصد پیشرفت داشته است، گفت: این طرح با هدف برداشت روزانه 75 هزار بشکه شروع شده است که بر خلاف طرح یادآوران، در آزادگان شمالی تولید زودهنگام نداریم.

وی افزود: البته طرح یادآوران نیز از ابتدا قرار نبود که تولید زودهنگام داشته باشد که بعدا به آن اضافه شد. با این توضیح که آزادگان شمالی هم قرار بود طرح برداشت زودهنگام داشته باشد که بعد از تصمیماتی که در زمان مدیریت قبلی اتخاذ شد، طرح زودهنگام حذف و پروژه را به صورت یکجا ادامه دادیم.

مشکلات زیست محیطی؛ نخستین عامل تاخیرها
بهبهانی با اشاره به عقب افتادگی در راه اندازی و به بهره برداری رسیدن آزادگان شمالی توضیح داد: علت های عقب ماندگی به چند مورد است. مهمترین عامل این است که آزادگان شمالی از نظر محیط زیستی، طرح حساسی است که این حساسیت باعث شد که در مقاطع مختلف، سازمان محیط زیست اقدام به توقف فعالیت ها کند تا طبق برنامه که قرار بود حدود یک سال و نیم پیش کار اجرایی طرح را تمام کنیم، موفق نشویم.

مدیر طرح توسعه آزادگان شمالی با بیان اینکه برای رفع حساسیت های زیست محیطی تعامل کردیم، اظهار کرد: از جمله کارهای لازم در این زمینه نصب کالورت ها، ایجاد مدیریت پسماند و جلوگیری از تعریض جاده ها برای حفظ شرایط محیط زیستی منطقه بود که انجام دادیم.

وی افزود: کالورت ها سازه های عظیمی با پهنای حدود 9 متر و ارتفاع 3 متر هستند برای اینکه تردد آب را از یک طرف جاده به طرف دیگر جاده تسهیل کنند که در فاز نخست 24 کالورت در جاه هایی که از نظر هیدرولوژی لازم بوده احداث کردیم.

علت کندی پیمانکار چینی
بهبهانی در بیان وضعیت پیمانکار چینی در منطقه آزادگان شمالی اظهار کرد: چینی ها برای اینکه در آزادگان شمالی فعالیت می کردند، اجرای پروژه آزادگان جنوبی را هم به آنها دادند که در آنجا 19 ماه کار کردند که این باعث شد مقداری کند شوند چراکه هم ازنظر نیروی انسانی در مضیغه بودند و هم اینکه فکر می کردند کل میدان دست خودشان هست می توانند بالاخره از فعالیت خود یک بخش را کند کنند و توان خود را در بخش دیگر بگذارند که همه اینها دست به دست هم داد تا آنها از میدان آزادگان جنوبی حذف شوند.

مدیر طرح توسعه آزادگان شمالی با بیان اینکه برای جبران عقب افتادگی، یک برنامه جبرانی را تعبیه کردیم، تصریح کرد: با این برنامه هم اکنون 91 درصد پیشرفت کردیم و چیزی حدود زیر 3درصد عقب افتادگی داریم که حتما می توانیم آنرا نیز جبران کنیم. ضمن اینکه بعضی از این عقب افتادگی ها ناشی از این بود چون مساله تحریم را داشتیم از نظر آوردن کالا و تجهیزات دچار تاخیر می شدیم.

وی افزود: در آزادگان شمالی 21 محل احداث حفاری چاه داریم که یکی از خصوصیاتی که آزادگان شمالی دارد این است که برای برخورد دوستانه با محیط زیست، چاه ها را تک تک نزدیم و آنها را به صورت خوشه ای حفاری کردیم که در بعضی از طرح ها 3، 4، 5 و حتی 6 چاه به صورت خوشه ای کنار هم حفاری می شوند. یعنی تا 1000 متر مانده به عمق نهایی به صورت مشترک در می آیند تا بهترین تولید را از چاه ها بگیریم.

بهبهانی با بیان اینکه21 پد و یا جایگاه حفاری چاه داریم که به 7 لوله اصلی OGM جمع آوری متصل می شوند، گفت: از آنجا نیز به 7 خطوط لوله جریانی اصلی منشعب می شود که در نهایت به CPF (تاسیسات مرکزی فرآورش) وصل می شوند.

وی در مورد میزان فضایی که به تاسیسات آزادگان شمالی اختصاص یافته است، توضیح داد: در آزادگان شمالی ما این اجازه را نداشتیم که تاسیسات را در اشلی بزرگ طراحی کنیم و باید حداقل فضا را اشغال می کردیم. چون در منطقه آزادگان شمالی که هورالعظیم قرار دارد این محدودیت را ازنظر زیست محیطی و اقتصادی برای ما ایجاد می کرد تا جاسازی ها را با محدودیت انجام دهیم و به عبارت دیگر از نظر محیط زیست به ما این اجازه نمی دادند که هرجا خواستیم سفره را پهن کنیم و کار را آغاز کنیم.

مرحله نخست کار: پاکسازی زمین ها مین
بهبهانی همچنین در بیان دیگر مشکلات کار در منطقه آزادگان شمالی با اشاره به وضعیت نیمه جنگی منطقه گفت: بطور کلی در زمانی که شروع کردیم از سازمان مین زدایی کشور گواهی داشتیم که اینجا نیاز به پاکسازی ندارد ولی وقتی که عملا وارد شدیم و آثار مین و مواد به جای مانده از جنگ تحمیلی را دیدیم، تصمیم گرفتیم مین زدایی هم انجام دهیم که هر پیمانکار در ابتدای شروع به کار خود بخش مین زدایی را انجام می داد و شرکت کیو سی ای نیز برای صدور گواهینامه پاکسازی مین ها استخدام شد تا این کار را مرحله به مرحله انجام گیرد و اینجا را به هرحال ایمن کردیم تا کار آغاز شود.

تولید روزانه 75هزار بشکه از اواسط تیرماه
مدیر طرح توسعه آزادگان شمالی در بیان آخرین وضعیت این میدان مشترک نفتی گفت: حالا تعداد چاه های پیش بینی شده 58 چاه است که حفاری 56 چاه تمام شده است و حفاری 2 چاه آخر نیز انشااله تا 60 روز دیگر تحویل داده می شود.

وی افزود: تولید از شش ماه دیگر شروع می شود. یعنی در پایان فاز نخست از اواسط تیرماه تا 75هزار بشکه در روز به تولید خواهیم رسید.

بهبهانی در مورد ادامه فاز دوم پروژه آزادگان شمالی اظهار کرد: فاز دوم هم برای همین پروژه پیش بینی شده که قرار بود براساس مطالعاتی که در فاز اول انجام می شود ونتایجی که ایجاد می شود تصمیم گیریم که الان در این مرحله هستیم و درحال مطالعه هستیم تا انشاله فاز دوم را اجرا کنیم.

این مدیر باسابقه حوزه نفت با اشاره به پیش بینی تولید روزانه 75هزار بشکه نفت خام، افزود: البته مطالعات این مقدار تولید را باید ثابت کند که آیا برای 75هزار بشکه در روز برنامه ریزی بشود یا خیر.

اجرای 42 ماهه فاز دوم برای برداشت 75هزار بشکه در روز
وی در تشریح بیشتر برنامه جامع فاز دوم آزادگان شمالی گفت: در طرح جامع فاز 2 برای قراردادی 42ماهه پیش بینی شده است که البته سعی ما بر این است که زودتر انجام شود. جراکه الان رفتار زمین مشخص شده است.

بهبهانی افزود: زمانی ما حفاری هایی داشتیم که در 2 تا 3 مورد 270روز یک چاه به اتمام می رسید و دو تا چاه دیگر 300 روز طول کشید که کارشان تمام شود و این بخاطر این بود که سرویس ها به موقع نمی رسید و یا اینکه مطالعات باید خیلی دقیق تر و عمیقتر انجام می شد. الان برای فاز دوم آزادگان برای حفاری زمان کمتری نسبت به فاز اول لازم است و می توانیم با یک میانگین 80 تا 90 روز چاه را بزنیم. کما اینکه بعضی از چاه های فاز یک آزادگان شمالی نیز در مدت 70 روز حفاری شده است.

مدیر طرح توسعه آزادگان شمالی در مورد پیمانکار فاز دوم این میدان مشترک نفتی گفت: طبق قرارداد باید با پیمانکار فعلی ادامه دهیم مگر اینکه خودش از ادامه فعالیت انصراف دهد و یا اینکه به یک جمع بندی برسیم که طبق شرایط قراردادی بدون اینکه لازم باشد خسارت بدهیم، به چینی ها بگوییم که نمی خواهیم شما فاز دوم را انجام دهید.

وی در مورد زمان اجرای فاز دوم افزود: مطالعات انجام شده و پیش بینی ها شده و باید مهندسین شرکت مهندسی و توسعه نفت آنها را نهایی کنند و بعد با برنامه ریزی همزمان و تلفیقی از اواسط تابستان آینده کار آغاز می شود.

بهبهانی همچنین با اشاره به شباهت فرم چاه ها در آزادگان شمالی و جنوبی اظهار کرد: برای فاز نخست چون شکل چاه های جنوبی و شمالی تقریبا یکی است، مقداری از مطالعات با استفاده از برنامه ریزی تلفیقی برای فاز نخست آزادگان شمالی می توانست انجام شود. ضمن اینکه وقتی میدان، جوان است بنابراین احتمال خطا کمتر می شود و چون در میدان جوان، میزان فشارها بالاست لذا پیش بینی ها با دقت بالایی محقق می شود و رسیدن به هدف تعریف شده مشکل نیست.

مدیر طرح توسعه آزادگان شمالی با بیان اینکه هم اکنون هیچ مقداری برداشت نفت از زمین نداریم، گفت: البته یک چاه هست که جزو برداشت های آزادگان جنوبی به حساب می آید که در منطقه قراردادی آزادگان شمالی قراردارد.

میدان مشترک نفتی آزادگان شمالی در مجاورت مرز عراق و حدود 120 کیلومتری غرب اهواز قرار گرفته است. این میدان با مساحتی حدود ۴۶۰ کیلومتر مربع بخشی از میــدان نفتی آزادگان است که در غرب رودخانه کارون در منطقه مرز مشترک بین ایران و عــراق در جنوب غرب ایران واقع شده که عمدتاً در تالاب هورالهویزه قرار گرفته است که مطالعات حاکی از 6 میلیارد بشکه نفت درجا در این میدان مشترک نفتی است.