طرح گازرسانی به چابهار در ایستگاه پایانی

شعله‌های آبی به‌زودی در شهر چابهار برای گازرسانی به نیروگاه‌های چابهار و کنارک، پتروشیمی مکران و شهرهای چابهار و کنارک و روستاهای مجاور این خط انتقال گاز روشن می‌شوند.

کد خبر: ۱۳۱۱۹۳۶

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۶

تقی حسن زاده، پایگاه خبری دانا، سرویس انرژی، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران سال ۱۴۰۱ را «سال سیستان و بلوچستان» نامگذاری و بر اجرا و تکمیل پرشتاب پروژه‌های گازرسانی در این استان تأکید کرد که همسو با آن آبان‌ماه امسال آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پرژه‌های متعدد صنعت گاز در استان سیستان و بلوچستان با حضور مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیران ارشد صنعت گاز برگزار و جشن گازرسانی به شهر خاش برپا شد.

آخرین وضعیت پروژه چگونه است؟

در ادامه اجرا و تکمیل این پروژه‌ها، قطعات سوم و چهارم پروژه انتقال گاز ایرانشهر - مکران - چابهار - کنارک که پروژه‌ای راهبردی به شمار می‌آید در ایستگاه پایانی است که با تکمیل آن تا پایان امسال، افزون بر تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای پتروشیمی و نیروگاهی، فرصت‌های رشد برای تجارت دریایی مهیا می‌شود تا سنگ‌بنای توسعه متوازن و پایدار در جنوب شرق ایران محکم‌تر بنا شود و فعالان اقتصادی، صنعتی و گردشگری به‌منظور سرمایه‌گذاری، رهسپار جوان‌ترین استان کشور شوند.

منوچهر مشهوری، مسئول قطعات سوم و چهارم پروژه انتقال گاز ایرانشهر - مکران - چابهار - کنارک در این باره به خبرنگار شانا گفت: هدف این پروژه، گازرسانی به نیروگاه‌های چابهار و کنارک، پتروشیمی مکران و شهرهای چابهار و کنارک و روستاهای مجاور این خط انتقال است.

وی توضیح داد: این خط از خط لوله هفتم سراسری گاز با سایز ۵۶ اینچ به طول ۲۰۰ کیلومتر منشعب می‌شود و از نزدیکی شهر بمپور تا حدود منطقه‌ای به نام چِب ادامه می‌یابد.

مسئول این پروژه تصریح کرد: پس از آن سایز این خط لوله با سایز ۴۲ اینچ به طول ۴۷ کیلومتر تا چابهار ادامه می‌یابد و خط لوله ۲۰ اینچ به طول ۱۸ کیلومتر برای گازرسانی به نیروگاه و شهر چابهار و خط لوله ۱۶ اینچ به طول ۲۵ کیلومتر برای گازرسانی به نیروگاه و شهر کنارک و صنایع اطراف از آن منشعب می‌شود.

مشهوری با بیان اینکه اجرای این پروژه سال ۱۳۹۸ آغاز شد و تا پایان امسال تکمیل می‌شود، افزود: البته در ادامه آن پروژه‌های تازه‌ای برای گازرسانی به شهرهای اطراف این خط لوله تعریف شده است.

بهره‌مندی حداکثری از تجهیزات و توان داخل در اجرای این پروژه

منوچهر مشهوری با تأکید بر بهره‌مندی حداکثری از تجهیزات و توان داخل در اجرای این پروژه بیان کرد: به جز تولید ورق‌های ۵۶ و ۴۲ اینچ و بخش کمی از شیرآلات و تجهیزات ابزار دقیق، تقریباً همه تجهیزات تولید داخل است و پیمانکاران، مهندسان و کارکنان ایرانی کار را انجام دادند.

مسئول قطعات سوم و چهارم پروژه انتقال گاز ایرانشهر - مکران - چابهار - کنارک یادآور شد: این پروژه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود اجازه خروج از شهرها برای حمل‌ونقل تجهیزات، همچنین حضور کارکنان و کارگران در زمانی متوقف شد، از سویی افزایش نرخ ارز سبب شد تکمیل پروژه با تأخیر روبه‌رو شود، اما سرانجام تا پایان امسال شاهد تکمیل آن هستیم.